搞搞房 - 时间规划
type: channel
link: http://www.gaogaofang.com:8080/tag/%E6%97%B6%E9%97%B4%E8%A7%84%E5%88%92/
items: 南昌装修工期排期表：从开工到入住要多久？

南昌装修工期排期表：从开工到入住要多久？
type: item
date: 2026-06-11T13:48:43+08:00
description: "装修到底要多久？"这是每个南昌业主都关心的问题。我们以一套100平的标准装修为例，做一个全流程时间表。第一阶段：设计+准备（2-4周）量房出方案（1周）→确认设计、选材（1-2周）→物业备案、交装修押金（1天）→选购部分主材（墙地砖、卫浴、橱柜等需要提前定的）。第二阶段：拆旧+水电（2-3周）拆旧/铲墙（3-5天）→砌墙抹灰（3-5天）→水电交底放线（1天）→开槽铺管（5-7天）→打压测试（1天）→水电验收拍照留底（1天）。注意：水电是隐蔽工程，一定要全程盯着，出了问题砸墙才能修。第三阶段：泥瓦工程（2-3周）包管+防水（3-5天，防水做好后要做闭水试验48小时）→贴墙砖（5-7天）→贴地砖（3-5天，贴完保护地面）→门槛石/窗台石安装（2天）。闭水试验一定要楼下邻居签字确认不漏水。第四阶段：木工+油漆（3-4周）吊顶安装（3-5天）→柜体安装（5-7天）→门套安装（2-3天）→刮腻子（7-10天，梅雨季需延长）→刷乳胶漆/贴墙布（3-5天）→开关插座安装（2天）。第五阶段：安装收尾（2-3周）厨卫吊顶安装（2天）→橱柜安装（3-5天）→洁具安装（2天）→灯具安装（1天）→地板铺装（3-5天）→开荒保洁（1-2天）→家具家电进场（3-5天）→软装配饰（1-2周自行安排）。总工期：2.5-4个月全包（装修公司统筹）：约2.5-3个月。半包（自己买材料）：约3-4个月。定制家具多的：再加2-4周。如果想加快进度，可以交叉施工——比如贴砖的时候同时做木工吊顶。但交叉施工需要协调好工序，避免返工。本文由小夏自动生成 · 数据来源于公开信息整理 · 仅供参考