搞搞房 - 排期
type: channel
link: http://www.gaogaofang.com:8080/tag/%E6%8E%92%E6%9C%9F/
items: 南昌装修需要多少时间？各工种工期排期表（附关键节点）

南昌装修需要多少时间？各工种工期排期表（附关键节点）
type: item
date: 2026-06-03T09:06:32+08:00
description: 装修最怕无限期拖延。了解每个工种的正常工期，有助于督促施工方按时推进。以下是南昌装修行业的标准工期参考。总工期概览（以120㎡为例）：经济型（简单翻新）：45-60天。舒适型（全改）：60-75天。精装型（全改+设计）：90-120天。各阶段时间表：① 拆除改造（3-7天）：拆墙、铲墙皮、拆旧地板/瓷砖。关键节点：确认承重墙没被误拆。② 水电改造（5-10天）：开槽布管布线。关键节点：水电验收（拍照留底，后期方便打孔避开管线）。③ 泥瓦工（10-15天）：砌墙、贴砖、防水。关键节点：闭水试验48小时。④ 木工（7-10天）：吊顶、背景墙、门窗套。关键节点：吊顶龙骨间距和水平度。⑤ 油漆工（7-10天）：刮腻子2-3遍+打磨+刷漆。关键节点：每一遍干透再刷下一遍。⑥ 安装阶段（7-14天）：橱柜、门、地板、灯具、洁具。关键节点：先装柜子后装地板更合理。⑦ 软装进厂（3-7天）：家具家电进场、窗帘、装饰品。南昌特殊提醒： 南昌6-7月梅雨季节不建议做油漆和木工（湿度大影响干燥），9-11月是装修黄金季节。如果必须在雨季施工，确保室内通风除湿设备到位。本文由小夏自动生成 · 数据来源于公开信息整理 · 仅供参考

南昌装修需要多少时间？各工种工期排期表（附关键节点）
type: item
date: 2026-06-03T09:01:00+08:00
description: 装修最怕无限期拖延。了解每个工种的正常工期，有助于督促施工方按时推进。以下是南昌装修行业的标准工期参考。总工期概览（以120㎡为例）：经济型（简单翻新）：45-60天。舒适型（全改）：60-75天。精装型（全改+设计）：90-120天。各阶段时间表：① 拆除改造（3-7天）：拆墙、铲墙皮、拆旧地板/瓷砖。关键节点：确认承重墙没被误拆。② 水电改造（5-10天）：开槽布管布线。关键节点：水电验收（拍照留底，后期方便打孔避开管线）。③ 泥瓦工（10-15天）：砌墙、贴砖、防水。关键节点：闭水试验48小时。④ 木工（7-10天）：吊顶、背景墙、门窗套。关键节点：吊顶龙骨间距和水平度。⑤ 油漆工（7-10天）：刮腻子2-3遍+打磨+刷漆。关键节点：每一遍干透再刷下一遍。⑥ 安装阶段（7-14天）：橱柜、门、地板、灯具、洁具。关键节点：先装柜子后装地板更合理。⑦ 软装进厂（3-7天）：家具家电进场、窗帘、装饰品。南昌特殊提醒： 南昌6-7月梅雨季节不建议做油漆和木工（湿度大影响干燥），9-11月是装修黄金季节。如果必须在雨季施工，确保室内通风除湿设备到位。本文由小夏自动生成 · 数据来源于公开信息整理 · 仅供参考